FAIL Case 泄漏验证详细结果
================================================================================

文件: 测试模版-四川路桥专项施工方案框架以及编制说明（2025修订第三版）- v0.2.pdf
目标 Chunk: doc_chunk_第九章->五_1
Section Label: 第九章 验收要求->五、 验收人员

完整内容:
================================================================================
五、验收人员 
验收人员应根据专项施工方案分级管控相关要求确定，邀请建设、设计、监理、
监测等单位相关人员参与，并明确验收人员姓名。由施工作业班组在施工过程中自
行对照方案自检，具备验收条件后由项目经理牵头，项目技术负责人组织方案编制
人、技术处、安全环保处、机料处、合同处、劳务合作单位现场负责人和现场技术
负责人等部门（人员）参加方案验收。具体验收人员包括建设单位项目负责人、设
计单位专业工程师、总监理工程师、施工单位项目经理及技术负责人、监测项目负
责人等，所有参与验收人员需在验收记录表上签字确认，对验收结果负责，确保验
收过程的严肃性与真实性。 
 
 46 
第十章  其他资料 
一、计算书 
1、编制依据 
计算书编制依据主要包括国家及行业规范标准，如《公路桥涵施工技术规范》
（JTG/T 3650-2020）、《钢结构设计标准》（GB 50017-2017）、《建筑结构荷载
规范》（GB 50009-2012）等；其他资料包括本专项施工方案、设计施工图纸、地质
勘察报告、现场实测数据及公司相关技术管理规定。 
2、工程简况 
本工程为沿江高速宜宾至泸州段 ZCB3 标特大桥，桥梁全长 2580.5 米，主跨
跨度 450 米，最大桥墩高度 185.6 米。结构形式为预应力混凝土斜拉桥，基础采
用钻孔灌注桩，主塔采用液压爬模施工，主梁采用挂篮悬臂浇筑。计算书针对项目
中涉及承重结构、重要临时设施、设备选型及地基承载力等关键内容进行专项计算，
确保结构安全可靠。 
3、方案简述 
本方案简述主要临时结构布置及受力体系。主墩施工采用液压爬模体系，标准
节段高度 4.5 米；主梁施工采用菱形挂篮悬臂浇筑，最大悬臂长度 225 米；深水
基础采用双壁钢围堰施工。主要临时结构布置图详见相关施工图纸章节，计算模型
基于实际施工方案建立，涵盖施工全过程关键工况。 
4、设计参数 
设计参数包含材料规格型号参数表及材料强度设计值表。主要材料包括 C50 混
凝土（轴心抗压强度设计值 23.1MPa）、Q345B 钢材（抗拉强度设计值 295MPa）、
HRB500 钢筋（抗拉强度设计值 435MPa）。工况及荷载组合考虑恒荷载（结构自重、
模板重量）、活荷载（施工人员、机具）、风荷载（基本风压 0.4kN/㎡）、施工荷
载及温度荷载，按最不利原则进行组合。 
5、主要工况计算 
主要工况计算针对关键施工工况进行，如盖梁浇筑工况、桩基础施工工况、挂
篮悬浇工况等，包含本工况描述、应力/变形/反力/屈曲分析结果。 1）本工况描述：
建立结构计算模型，绘制结构计算模型图，明确结构单元类型及数量，设定边界条
件（如固结、铰接），确定荷载类型及取值情况（如混凝土容重 26kN/m³）。 2）47 
应力分析结果：分别提取弯曲应力和剪切应力，最大弯曲应力 185MPa，最大剪切应
力 95MPa，与规范允许值比较得出结论，应力比均小于 1.0，满足要求。 3）变形
分析结果：根据分析目的取舍分析结果，最大竖向变形 15mm，最大水平位移 8mm，
与规范允许值（L/400）比较得出结论，变形量在允许范围内。 4）反力分析结果：
根据分析目的取舍分析结果，支座最大反力 5000kN，与允许值比较得出结论，基础
承载力满足要求。 5）屈曲分析结果：取第一阶段结果，最小屈曲系数 4.5，与规
范允许值（≥3.0）比较得出结论，结构稳定性满足要求。 
6、局部计算 
局部计算分析内容参考整体分析内容，对于受力集中、结构复杂的局部重要节
点进行细部分析。重点分析钢管桩与横梁连接节点、模板支撑体系节点、挂篮锚固
系统等部位，验算焊缝强度、螺栓连接强度及局部承压能力，确保节点安全无隐患。 
7、结论及建议 
计算结论表明，本专项施工方案中涉及的临时结构及关键工序在既定荷载工况
下，强度、刚度及稳定性均满足规范要求，方案可行。对于委托第三方单位设计计
算的，委托方应特别审核工况及其受力图是否完备、合理。第三方设计计算单位应
具有相应资质，计算人、审核人应签字，并加盖计算单位公章。建议施工过程中严
格按计算书参数控制荷载，严禁超载。 
二、相关施工图纸 
专项施工方案设计图应包含项目的总体平面布置图、施工工点平面布置图、支
撑结构的纵断面布置图、横断面布置图、平面布置图、细部构造图、模板布置图、
模板构造图等。总体平面布置图展示施工便道、材料堆放区及临时设施布局；支撑
结构纵立面布置图明确钢管桩支架及满堂脚手架的桩长、间距及标高；细部构造图
细化模板拼接节点及支撑体系连接节点，标注尺寸、材料及工艺要求。设计图按总
体、局部、细部的顺序整理排版，图号简明、连续，人员签字完整，确保图纸指导
现场施工的准确性与可操作性。 
三、附图附表 
附图附表主要包括施工进度计划网络图、施工进度计划横道图、危险源分析和
应对措施表、专职安全管理人员和特种作业人员证件扫描件、专业分包单位资质扫
描件等。施工进度计划网络图用节点表示工序逻辑关系，横道图围绕时间维度与任务要素展示进度计划；危险源分析和应对措施表识别高处坠落、物体打击等风险并
制定防护措施；证件扫描件包含安全生产考核合格证书、特种作业操作资格证书及
分包单位营业执照、资质证书、安全生产许可证，确保信息真实性、管理规范性及
法规标准符合性。
四、 编制及审核人员情况
<表格></表格>
专项施工方案验收条件一览表施工方案编制完成后应将方案编制、复核、审核、
审批人员的姓名、职务、职称等相关信息以表格的形式附在专项施工方案的最后，
以便在专项施工方案审核、验收实施过程中沟通，以上均为项目内部人员，不含公
司或监理、建设单位人员。
================================================================================
