first_name,second_name,second_raw_content
编制依据,法律法规,法律法规包括国家、工程所在地省级政府发布的法律法规、规章制度等；
编制依据,标准规范,标准规范包括行业标准、技术规程等；
编制依据,文件制度,文件制度包括四川路桥、路桥集团、桥梁公司、建设单位下发的文件制度和管理程序文件等；所采用的规范和标准应全面且在有效期内，并应与招投标文件及设计要求的规范、标准对应。
编制依据,编制原则,编制原则应认真贯彻执行国家方针、政策、标准和设计文件，严格执行基本建设程序，实现工程项目的全部功能；全面履行工程合同，满足建设单位要求，有效地集中施工力量，按期完成；按照工序关系，合理安排施工顺序，统筹考虑。
编制依据,编制范围,编制范围应填写完整，涵盖本方案包含的所有工程，部分工程可简要说明采取的施工工艺。
工程概况,设计概况,设计概况包含工程简介、主要技术标准两个方面。工程简介主要包括项目所在地理位置、本项目所处的标段、本标段起止里程、主要结构物、平曲线和竖曲线情况，以及详细描述本工程的主要工程数量、结构尺寸、纵（横）坡、主要材料数量等内容。主要技术标准以设计文件（图纸）中总体设计技术标准为主，包含当建设单位有特殊要求时，应结合招、投标文件向建设单位书面确认。
工程概况,工程地质与水文气象,工程地质与水文气象主要包括与该工程有关的水文状况（历年季节降雨量，地下水位，江河常水位、施工水位、最低水位及时间、最高水位及时间、历史最高水位，流速、冲刷深度等）、气候条件（冬、夏、雨期分布月份，极端气温及时间，季风情况，冻融深度，其他特殊气候如台风、潮汐等）、地形地貌、地质状况（针对与该工程有关的整体地质状况的实际描述，以设计地勘资料为基础，以施工详勘为主）等。
工程概况,周边环境,周边环境主要包括与该工程有关的主要建（构）筑物、山体、边坡、河谷、深基坑、道路、高压电、地下管线的位置关系、结构尺寸等情况，并在《施工平面布置图》中绘制，标注距离和尺寸。
工程概况,施工平面及立面布置,施工平面及立面布置包括本项目拌和站、钢筋加工场、材料（临时）堆码区域的位置和与该工程的距离，施工作业平台（场站）的尺寸、地面形式以及施工便道的长度、宽度、路面形式、最小弯曲半径，临时用水的来源、管线布置、距离，变压器、配电箱的位置、大小，线路走向，敷设方式等。
工程概况,施工要求和技术保证条件,施工要求和技术保证条件包含工期目标、质量目标、安全目标、环境目标。工期目标包括本项目的总体工期和本工程的工期，仅需说明起止时间和持续时间。质量目标、安全目标和环境目标应根据施工合同和业主要求填写。
工程概况,风险辨识与分级,风险辨识与分级包含在施工过程中所有的危险源，并按照法律法规的要求对其进行分级，并说明其应对措施。如果页面采用横向布置，本章保留标题，相关表格放置于第十章其他资料。
工程概况,参建各方责任主体单位,参建各方责任主体单位主要描述该项目的建设单位、设计单位、监理单位、施工单位、监控单位、专业分包单位的名称。
施工计划,施工进度计划,施工进度计划包括主要工序作业时间分析、关键工程（工序）节点安排、施工进度计划横道图等。主要工序作业时间分析一个作业循环或节段的施工工序，以及每道工序所需的作业时间、间隔时间，从而推算出施工一个循环或节段所需要的总时间。关键工程（工序）节点安排包含主要工程（工序）节点的起止时间和持续时间，可采用文字或表格的形式描述。施工进度计划横道图包含主要工序名称、起始时间、截止时间、持续时间、时间横道等几个要素，优先采用Word、Excel、CAD 等软件进行绘制，使用软件较为熟练的人员可采用翰文进度计划、西西网络图绘制等软件。施工进度计划横道图应保证清晰、绘制标准、比例协调、格式美观，文字大小应为五号或者小五号。持续时间和工序转换较多的横道图，应将页面横向布置，放置于第十章其他资料中。
施工计划,施工材料计划,施工材料计划包含方案实施过程中需要使用的所有施工措施材料，不包含主体工程材料，如临时支撑结构材料、辅助施工材料、非主体工程的挡防措施、作业平台处理、模板配置、人员上下通道、安全防护措施和安全防护用品等。施工材料计划应明确材料名称、规格、数量、重量、来源。
施工计划,施工设备计划,施工设备计划包含方案实施过程中需要使用的主要机械设备，如起重吊装设备、混凝土浇筑设备、张拉压浆设备、人员升降设备、钻孔设备、隧道专用设备、监测监控设备、质量检查验收设备等。施工设备计划应明确设备名称、规格、数量、来源。
施工计划,劳动力计划,劳动力计划包含各阶段（周、旬、月或季度）不同工种的作业人员投入情况。
施工计划,安全生产费用使用计划,安全生产费用使用计划包含实施本方案拟投入的安全费用类别、费用名称、单项投入金额和安全生产费用总额，注意不能将项目总的安全生产费用列入。
施工工艺技术,主要施工方法概述,主要施工方法概述应简要说明采取的主要施工工艺和施工方法，以及模板等重要材料的配置数量。
施工工艺技术,技术参数,技术参数包含主要使用材料的类型、规格，以及主要设备的名称、型号、出厂时间、性能参数、自重等。
施工工艺技术,工艺流程,工艺流程包含整个方案的主要施工工序，按照施工的先后顺序，建议采用金山软件流程图或微软Visio 进行绘制，工艺流程图采用无颜色填充，字体为五号或小五号。
施工工艺技术,施工准备,施工准备包含测量放样、临时用水、临时用电、场地、人员、设备、安全防护措施和人员上下通道等内容。
施工工艺技术,施工方法及操作要求,施工方法及操作要求根据工艺流程中主要的施工工序依次进行描述其操作方法，并说明施工要点，常见问题及预防、处理措施。
施工工艺技术,检查要求,检查要求包含所用的材料，构配件进场质量检查、抽查，以及施工过程中各道工序检查内容及标准。
安全保证措施,安全保证体系,安全保证体系（附件15）应引用公司标准体系框图。
安全保证措施,组织保证措施,组织保证措施包含安全管理组织机构、人员安全职责。安全管理组织机构基于项目经理为组长的安全工作领导小组，小组中包括项目经理、项目书记、项目总工、项目副经理、项目部各职能部门、专业分包单位（协作队伍）项目负责人和项目技术负责人等。
安全保证措施,技术保证措施,技术保证措施应按总体安全措施，主要工序的安全保证措施进行梳理和说明，包含保证施工过程中主要工序的人员、材料、机械设备安全所采取的技术措施，以及材料运输、吊装，施工作业区域的临边、临空、洞口安全防护设施、安全母绳布置，人员上下（横向）通道布置等。
安全保证措施,监测监控措施,监测监控措施包括监测组织机构、监测范围、监测项目、监测点的设置、监测仪器设备、监测方法、监测频率、预警值及控制值、信息反馈等内容。
安全保证措施,应急处置措施,应急处置措施包含应急处置程序、应急处置措施、应急物资及设备保障、交通疏导与医疗救援、后期处置等六个方面。应急处置程序应采用公司标准应急处理程序图（附件16）。应急处置措施应根据方案实施过程潜在的危险源，判断出可能造成的伤害类型，制定出有针对性的救援措施，保证在事故发生后伤者能得到有效和及时的救治，如触电、有毒有害气体中毒、高处坠落、物体打击、施工现场及驻地火灾等事故；应急物资及设备保障应根据事故的不同，以表格的形式说明救援的物品名称、规格型号、单位、数量、监管人、联系电话等内容；交通疏导与医疗救援应以表格的形式明确施工工点附近的医疗救援机构名称、联系电话、距离等，并附应急救援线路图。后期处置包括善后处理、调查与评估、恢复生产等三个方面。
质量保证措施,质量保证体系,质量保证体系包含质量保证体系框图（附件17）、质量管理组织机构、人员职责。质量保证体系（附件17）应引用公司标准体系框图。质量管理组织机构基于项目经理为组长的工作领导小组，小组中包括项目经理、项目总工、质量总监、工程部门、质检部门、专业分包单位（协作队伍）项目负责人和项目技术负责人等。
质量保证措施,质量目标,质量目标根据施工合同和业主要求填写，并与第二章中施工要求的质量要求一致。
质量保证措施,工程创优规划,工程创优规划根据工程的实际情况填写，质量符合百年品质工程要求，竣工验收达到满足设计文件要求。包含制定工程创优总体计划，做好技术准备工作，加强过程控制，重视细部处理，创建精品工程，推广应用新技术，申报资料、工程资料的收集与整理等内容。
质量保证措施,质量控制程序与具体措施,质量控制程序与具体措施包含原材料、实体工程质量检查验收程序和要求，主要工序的质量通病、预防措施，以及季节性（冬期、高温、雨期）施工的质量保证措施。
环境保证措施,环境保证体系,环境保证体系（附件18）应引用公司标准体系框图。
环境保证措施,环境保护组织机构,环境保护组织机构包含管理人员姓名、职务、职责。环境管理组织机构基于项目经理为组长的工作领导小组，小组中包括项目经理、项目副经理、项目总工、工程部门、质检部门、安全环保部门、专业分包单位（协作队伍）项目负责人和项目技术负责人等。
环境保证措施,环境保护及文明施工措施,环境保护及文明施工措施包含办公、生活区环境卫生保证措施，施工区域水土保持保证措施、噪声污染防治措施、水污染防治措施、大气污染防治措施。水污染防治措施主要描述施工水污染、生活水污染的收集、沉淀、运输、净化方法。大气污染防治措施主要描述工程机械废气、施工扬尘、焚烧物、收尾清场等方面的防治措施。
施工管理及作业人员配备与分工,施工管理人员,施工管理人员以表格的形式说明管理人员名单及岗位职责，如项目经理、项目书记、项目总工、项目副经理、质量总监、安全总监、各职能部门、主管技术员、测量员、质检员，以及专业分包单位（协作队伍）项目负责人和项目技术负责人等。
施工管理及作业人员配备与分工,专职安全生产管理人员,专职安全生产管理人员、特种作业人员均以表格的形式说明人员姓名、证书类型、证书编号、有效期、岗位职责等内容，并将人员证件扫描件放置于第十章其他资料中。
施工管理及作业人员配备与分工,其他作业人员,其他作业人员包含专业分包单位（协作队伍）管理人员数量，不同工种（班组、区域）的作业人员数量等。
验收要求,验收标准,验收标准包含国家和行业的标准、规范、操作规程、四川路桥、路桥集团和桥梁公司的管理办法等。
验收要求,验收程序,验收程序包括进场验收、过程验收、阶段验收、完工验收等时间节点的具体验收程序。
验收要求,验收内容,验收内容以表格的形式对安全生产条件、资源配置、施工工艺、机械设备、临时支撑结构、人员操作平台、安全防护设施等项目进行验收，验收表格中要明确项目的具体验收标准，验收标准应尽量量化到具体参数或标准。
验收要求,验收时间,验收时间是根据本细则表12《专项施工方案验收条件一览表》所预估的时间，时间可以根据实际进度进行调整，但应在具备验收条件后15 日内项目组织验收。
验收要求,验收人员,验收人员应根据专项施工方案分级管控相关要求确定，包括建设、设计、施工、监理、监测等单位相关人员，并明确验收人员姓名。由施工作业班组在施工过程中自行对照方案自检，施工完成后由方案编制负责人、项目经理、项目副经理、项目技术负责人、安全环保处、工程处、机料处、合同处、专业分包单位（协作队伍）项目负责人和项目技术负责人等部门人员参加方案验收。
其他资料,计算书,计算书根据具体的专项施工方案对临时结构进行工况分析，分别计算结构在各工况下的强度、刚度及稳定性情况，保证结构满足现行规范或规定的要求。对复杂的结构分析建议采用通用有限元软件，对简单的结构建议直接手算并附计算公式及简图。计算模型应随同计算资料一并上报。施工计算一般采用容许应力法。缆索吊机、深水基础围堰、大型现浇支架、悬浇挂篮、钢围堰及钢平台等大型临时结构，应由公司技术中心进行复核验算，针对路桥集团规定的超规模危大工程Ⅲ级和超规模危大工程IV 风险的专项施工方案计算书，应经公司同意后委托第三方进行复核验算。（1）内容要求专项施工方案中包含承重结构、重要临时设施、设备选型、吊绳吊具受力计算、地基承载力等工作内容编制的专项计算书，内容应包含以下基本要素：1）编制依据：规范及行业标准、其他资料；2）工程简况：文字描述（参考专项施工方案正文简要说明）；3）方案简述：文字描述（参考专项施工方案正文简要说明）、主要临时结构布置图；4）设计参数：材料规格型号参数表、材料强度设计值表、工况及荷载组合；5）主要工况计算：本工况描述、应力分析结果、变形分析结果、反力分析结果、屈曲分析结果；6）局部计算：局部计算分析内容参考整体分析内容；对于受力集中、结构复杂的局部重要节点进行细部分析；7）结论及建议。对于委托第三方单位设计计算的，委托方应特别审核工况及其受力图是否完备、合理。第三方设计计算单位应具有相应资质，计算人、审核人应签字，并加盖计算单位公章。（2）主要工况计算1）本工况描述：结构计算模型、结构计算模型图、结构单元类型及数量、边界条件、荷载类型及取值情况；2）应力分析结果：分别提取弯曲应力和剪切应力、与规范允许值比较得出结论；3）变形分析结果：根据分析目的取舍分析结果、与规范允许值比较得出结论；4）反力分析结果：根据分析目的取舍分析结果、与允许值比较得出结论；5）屈曲分析结果：取第一阶段结果、与规范允许值比较得出结论。（3）局部计算对于受力集中、结构复杂的局部重要节点进行细部分析。
其他资料,相关施工图纸,相关施工图纸专项施工方案设计图应包含项目的总体平面布置图、施工工点平面布置图、支撑结构的纵立面布置图、横断面布置图、平面布置图、细部构造图、模板布置图、模板构造图等。设计图按总体、局部、细部的顺序整理排版、图框采用最新的《桥梁公司标准图框（2025 版）》，图号简明、连续，人员签字完整。
其他资料,附图附表,附图附表主要包括施工进度计划网络图、施工进度计划横道图、危险源分析和应对措施表、专职安全管理人员和特种作业人员证件扫描件、专业分包单位资质扫描件等。
其他资料,编制及审核人员情况,编制及审核人员情况专项施工方案验收条件一览表施工方案编制完成后应将方案编制、复核、审核、审批人员的姓名、职务、职称等相关信息以表格的形式附在专项施工方案的最后，以便在专项施工方案审核、验收实施过程中沟通，以上均为项目内部人员，不含公司或监理、建设单位人员。
